page18
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy,
2)
zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
3)
zmiany kolejności wykonania etapów przedmiotu Umowy bądź rezygnacji z wykonania części
Umowy (etapu),
4)
wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych.
3.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Siła wyższa jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec,
ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w
całości jego zobowiązań.
Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
1)
wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
2)
terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
3)
skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z
wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;
4)
klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
5)
bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawców.
6)
inne wydarzenia losowe.
4.
Do zmiany terminu odpowiednie zastosowanie ma § 12 Umowy.
§ 14
ZMIANY MATERIAŁÓW, INNE
1. Wykonawca wykonuje wszystkie roboty w oparciu o materiały, sprzęt, urządzenia
przewidziane w dokumentacji technicznej.
2. Zmiana polegająca na zastosowaniu materiałów, sprzętów, urządzeń innych niż przewidziane
w dokumentacji technicznej może nastąpić tylko za pisemną zgodą Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi,
o każdej potrzebie dokonania zmian w materiałach i sprzętach.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić w przypadku:
1) obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanymi robotami;
2) poprawienia parametrów technicznych;
3) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny;
4) konieczności
zrealizowania
przedmiotu
Umowy
przy
zastosowaniu
innych
rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów.
4. Wykonawca ponosi w całości koszty wynikające z zastosowania bez zgody Inspektora
Nadzoru
Inwestorskiego
materiałów,
sprzętów,
urządzeń
nieprzewidzianych
w
dokumentacji technicznej.
5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zastosowania materiałów, sprzętów, urządzeń
innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej, jeżeli uzna je za niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany materiałów, sprzętów, urządzeń zgodnie
z żądaniem Zamawiającego.
7. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie realizacji Umowy, mogą być
dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze
funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
Zał. nr 4 – wzór umowy 18 z 23