page19
projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.
8. Na wniosek Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Wykonawcy dopuszcza
się możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub innych, których konieczność
zastosowania wynikła w trakcie realizacji Umowy - w stosunku do rozwiązań
przewidzianych w dokumentacji technicznej, w tym projektowej.
9. Rozliczenie wprowadzonych w trybie ust. 8 zmian, mających wpływ na wynagrodzenie,
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, a których konieczność uwzględnienia nie wynikła
z braku dochowania przez Wykonawcę wymaganej od niego, również na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów, należytej staranności przy rozpoznaniu i realizacji
przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentację techniczną (w tym projektową), nastąpi na
podstawie protokołu konieczności oraz w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w
kosztorysie ofertowym.
10. W przypadku, gdy kosztorys ofertowy nie zawierał cen jednostkowych odnoszących się do
przedmiotowych rozwiązań zamiennych lub innych, o których mowa w ust. 8, Wykonawca
sporządzi kosztorys różnicowy, który będzie podlegał weryfikacji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
pod
względem
zgodności
zastosowanych
przez
Wykonawcę
cen
jednostkowych z cenami rynkowymi. W razie stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, że ceny jednostkowe w przedłożonym kosztorysie różnicowym są
zawyżone i odbiegają od przyjętych cen rynkowych, ich wysokość ulegnie stosunkowemu
obniżeniu do wysokości powszechnie obowiązujących cen rynkowych wyliczonych w
oparciu o minimalne składniki cenotwórcze (Rb-g, M, S, Kp,Z) z publikatorów
„SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę zawarcia umowy.
11. Do zmiany materiałów oraz innych zmian dokonywanych na podstawie niniejszego § 14
odpowiednie zastosowanie ma § 12 Umowy.
§ 15
PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA
1.
Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę jednej faktury częściowej
w trakcie realizacji przedmiotu umowy po upływie 3 (trzech) miesięcy licząc od daty
przekazania frontu robót. .
2.
W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca będzie uprawniony do
rozliczenia wykonanych robót budowlanych i/lub dostaw w oparciu o fakturę częściową
wystawioną w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru
Inwestorskiego
kosztorys
dotychczas
wykonanych
robót,
w
którym
będą
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych lub/ i dostaw, wykonane do dnia
uzyskania przez Wykonawcę informacji o pozyskaniu przez Zamawiającego środków
finansowych. Kosztorys dotychczas wykonanych robót zostanie sporządzony na podstawie cen
jednostkowych i stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. § 14 ust. 10 stosuje
odpowiednio.
3.
Sporządzenie Kosztorysu dotychczas wykonanych robót będzie poprzedzone dokonaniem przez
Komisję powołaną przez Zamawiającego, składającą się z przedstawicieli Zamawiającego,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przy udziale Wykonawcy, protokolarnego odbioru
dotychczas wykonanych robót.
4.
Gotowość do odbioru dotychczas wykonanych robót Wykonawca zgłosi Zmawiającemu
niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
5.
W trakcie odbioru dotychczas wykonanych robót ustalona zostanie lista wad przedmiotu
odbioru wraz z terminami wyznaczonymi na usunięcie stwierdzonych wad. W przypadku
zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy stosuje się odpowiednio, z
tym że kara umowna liczona jest w stosunku do kwoty płatności należnej Wykonawcy
wynikającej z Kosztorysu dotychczas wykonanych robót.
Zał. nr 4 – wzór umowy 19 z 23