page17
5.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnej potrzebie
dokonania zmiany Umowy.
6.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian
Umowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej:
1)
dokładny opis proponowanych przez Wykonawcę zmian;
2)
uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzyści
dokonania zmian dla Zamawiającego;
3)
ewentualne koszty związane ze zmianami, przewidywany wpływ wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy;
4)
czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wpływ na ustalony termin zakończenia
wykonania Umowy.
7.
Zamawiający, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i po uprzednim pisemnym
zaopiniowaniu przez niego zasadności wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany Umowy i jej
wpływu na realizację Umowy, w tym w szczególności na przedstawiony przez Wykonawcę
harmonogram, przedstawi Wykonawcy pisemną odpowiedź odnośnie proponowanej zmiany w
terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania wniosku.
8.
Nie stanowi zmiany Umowy:
1)
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
2)
zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.
§ 13
ZMIANA TERMINU
Zmiany w Umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących
elementów Umowy:
1.
W zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.
w razie:
1)
wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych;
2)
rezygnacji z wykonania części Umowy,
3)
konieczność zmiany zakresu robót,
4)
aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych
rozwiązań
groziło
niewykonaniem
lub
wadliwym
wykonaniem
przedmiotu Umowy bądź z innych przyczyn o charakterze technologicznym, bądź też z
innych obiektywnych przyczyn;
5)
konieczności dokonania zmian w dokumentacji technicznej;
6)
konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
7)
gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;
8)
gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
9)
jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
10)
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
11)
ustalenia innych warunków płatności;
2.
W zakresie terminów płatności i innych w razie:
1)
aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie
Zał. nr 4 – wzór umowy 17 z 23