page11
projekt umowy lub umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, jak i w treści niniejszej
Umowy.
10.Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2-9 stosuje się
odpowiednio.
§ 8
RODZAJE ODBIORÓW
1.
Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1)
odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2)
odbiór końcowy (przekazanie do eksploatacji),
3)
odbiór po okresie gwarancji jakości (odbiór pogwarancyjny),
4)
odbiór ostateczny po okresie rękojmi za wady.
2.
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego dokona odbioru ww. robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty
zgłoszenia. Przez zgłoszenie, rozumie się zamieszczenie przez Wykonawcę stosownego wpisu
do
dziennika
budowy
o
gotowości
do
odbioru
wraz
z
jednoczesnym
pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie zgłaszał
roboty do odbioru bez zbędnej zwłoki. Żadne roboty nie zostaną zakryte przed dokonaniem ich
odbioru z wynikiem pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca będzie zobowiązany
do odkrycia robót w celu umożliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym związane obciążą
Wykonawcę.
Z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie
sporządzony odrębny dokument, z wyszczególnieniem informacji dotyczących odebranych
robót w zakresie niezbędnym do sporządzenia obmiaru robót i ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
3.
Odbiór końcowy (przekazanie do eksploatacji), odbędzie się po zakończeniu wszystkich prac
objętych przedmiotem Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika robót o zakończeniu
prac oraz po dokonaniu stosownego wpisu do dziennika budowy (zgłoszenie gotowości do
odbioru).
4.
Odbiór końcowy polegać będzie na sprawdzeniu poprawności i kompletności wykonania przez
Wykonawcę całości przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie
protokołem odbioru
końcowego.
5.
Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego na 7 dni przed datą, w której wszystkie
prace objęte przedmiotem Umowy zostaną kompletnie ukończone jednak nie później niż na 7
dni przed terminem określonym w §2 ust. 2 Umowy. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru
końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.
Ustala
się,
że
miejscem
przekazania
dokumentacji
powykonawczej
jest
siedziba
Zamawiającego. Dokumentacja podlegać będzie sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy nie zostanie rozpoczęty przed zatwierdzeniem
dokumentacji powykonawczej.
6.
Zamawiający przystąpi do czynności protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego zgłoszenia o gotowości do odbioru zgodnie z
ust. 3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Zamawiającego
składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przy
udziale Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego ustalona zostanie lista wad przedmiotu
odbioru oraz prac zaległych (jeśli wystąpią). Odbiór końcowy zostanie dokonany wyłącznie
w przypadku, gdy wady oraz prace zaległe nie będą uniemożliwiać użytkowania przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym przypadku odbiór zostanie przerwany,
Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i uzupełnienia prac zaległych w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, a następnie ponownie zgłosi gotowość do odbioru końcowego. Jeżeli
odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania
wynikającego z niniejszej umowy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, jeżeli zgłoszenie
Zał. nr 4 – wzór umowy 11 z 23